万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

巴东县神农溪中小学校公租房招标公告

项目编号:ESTXZB2016-092
  • 2016-12-02
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

  1.招标条件

  本项目巴东县神农溪中小学校公租房由巴东县发改局以巴发改发[2016]81号文批准建设,,,,,,项目业主为巴东县神农投资开发有限公司,,,,,,项目建设资金来源为城镇棚户区改造专项补助资金和公司自筹资金,,,,,,项目出资比例为100%,,,,,,招标人为巴东县神农投资开发有限公司。。。。。。项目已具备招标条件,,,,,,现对该项目进行公开招标,,,,,,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出投标申请。。。。。。

  2.招标项目概况

  建设地点:神农溪小区(草堂坪); ;;;;;建设规模:框架结构,,,,,,建筑总面积10726平方米; ;;;;;计划投资:约2400万元; ;;;;;工期:365日历天; ;;;;;招标范围:工程量清单全部工程内容; ;;;;;项目编号:ESTXZB2016-092。。。。。。

  3.申请人资格要求

  3.1 本次要求申请人具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质,,,,,,具有类似工程业绩,,,,,,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。。。。。。其中,,,,,,申请人拟派项目经理须具备建筑专业二级及以上注册建造师执业资格。。。。。。

  3.2 根据“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”(恩施州人社发【2016】23号)规定,,,,,,申请人自投标文件递交截止时间前六个月内须无因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚 ;;;;;蛉嗣穹ㄔ号芯龅那樾。。。。。。

  3.3 申请人在送达投标文件的同时须提供本项目所在地或注册所在地检察机关出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件(查询对象为参与此项目的申请人法人、法人代表及拟派项目经理,,,,,,查询时间为近三年)。。。。。。

  3.4 按恩施州住建办〔2015〕72号文件的要求,,,,,,省外企业和人员进州从事建筑执业活动,,,,,,均需登录湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台(以下简称一体化平台),,,,,,认真负责的报送企业基本信息和人员信息; ;;;;;省内建筑企业进州统一实行一体化平台登记管理。。。。。。

  3.5 近3年内,,,,,,在经营活动中没有重大违纪或违法记录,,,,,,未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标的,未列入全国法院失信被执行人名单和信用中国网失信人黑名单的。。。。。。

  3.6 本次招标不接受联合体投标。。。。。。

  4.资格审查方式

  本次资格审查采用资格后审方式。。。。。。

  5.招标文件的获取

  5.1 凡有意参加投标者,,,,,,请于2016年 12月2日17:00时至2016年12月7日17:30时,,,,,,登录恩施州公共资源交易信息网报名。。。。。。

  5.2 报名网址:https://www.eszggzy.cn/TPFront/(恩施州公共资源交易信息网)。。。。。。申请人由投标企业登录,,,,,,注册并完善信息(网员注册和CA锁办理请参考网站中的办事指南一栏:https://www.eszggzy.cn/TPFront/bszn/),,,,,,然后进行网上报名。。。。。。

  5.3 本项目各申请人需提交投标保证金。。。。。。投标保证金应当在投标文件递交截止时间前递交,,,,,,递交时间以到达恩施州公共资源交易中心投标保证金专用账户子账号为准,,,,,,请各申请人注意投标保证金在途时间,,,,,,否则视为投标无效。。。。。。

  5.3.1 申请人应提供人民币肆拾捌万元整的投标保证金。。。。。。

  5.3.2 投标保证金应由申请人基本帐户直接汇入下列指定帐户,,,,,,投标保证金银行及账号:

  开户行地址:恩施市东风大道571号

  开户名称:恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

  开户银行:中国建设银行恩施分行营业部

  帐    号:42001728608059009999-104337(汇款时请务必输入“-”)

  行    号:1055 4108 6088

  款项用途:巴东县神农溪中小学校公租房投标保证金

  注:1、账号中的“-”必须输入; ;;;;;2、投标人网银中不能输入“-”的,,,,,,请到柜台办理投标保证金汇款事宜

  6.投标文件的递

  6.1 递交投标文件的截止时间为2016年12月29日上午9 时(北京时间),,,,,,地点:恩施州公共资源交易中心(恩施市施州大道58号邮政大楼四楼)开标室。。。。。。

  6.2 投标人送达投标文件的同时提供本项目所在地或企业注册地检察机关出具对参与此项目的投标人法人、法定代表人及其项目经理的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件。。。。。。

  6.3 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,,,,,,招标人不予受理。。。。。。

  7.发布公告的媒介

  本次招标公告同时在《恩施州公共资源交易信息网》(https://www.eszggzy.cn/TPFront/)和《湖北省公共资源交易信息网》(https://www.hbggzy.cn/hubeizxwz/Default.htm)上发布。。。。。。

  8.联系方式

  招标人: 巴东县神农投资开发有限公司

  地 址:巴东县神农小区乐乡园

  联系人:  胡先生

  邮  编: 445000

  电  话: 15502765258

  招标代理机构: 恩施州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

  地 址:恩施市施州大道 153 号滨江花园小区亲水华府 A座四楼3A05室

  联系人:谢青

  邮编:445000

  电话/传真:0718-8277616

【网站地图】【sitemap】