万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施州建设服务中心暨人防指挥中心-州规划局规划信息平台办公楼装饰装修工程招标公告

招标编号:ESTXZB2015-035
  • 2015-09-18
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体
1.招标条件
    本项目恩施州建设服务中心暨人防指挥中心-州规划局规划信息平台办公楼装饰装修工程恩施州发改委恩施州发改审[2012]12号批准建设,,,,,,项目业主为恩施自治州城乡规划管理局,,,,,,项目建设资金来源为政府投资,,,,,,项目出资比例为100%,,,,,,招标人为恩施自治州城乡规划管理局。。。。。。。项目已具备招标条件,,,,,,现对该项目进行公开招标,,,,,,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出投标申请。。。。。。。
2.招标项目概况
    建设地点:恩施州经济开发区金龙大道东侧;; ;;;;;;建设规模:南楼1至4层,,,,,,室内办公室装修面积约4550平方米;; ;;;;;;计划投资:约375.96万元;; ;;;;;;工期:150日历天;; ;;;;;;招标范围:工程量清单全部工程内容。。。。。。。项目编号:ESTXZB2015-035。。。。。。。
3.申请人资格要求
    3.1 本次要求申请人具备房屋建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质,,,,,,具有类似工程业绩,,,,,,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。。。。。。。其中,,,,,,申请人拟派项目经理须具备建筑专业二级及以上注册建造师执业资格。。。。。。。
    3.2 本次招标不接受联合体投标。。。。。。。
4.资格审查方式
    本次资格审查采用资格后审方式。。。。。。。
5.招标文件的获取
    5.1凡有意参加投标者,,,,,,请于201591711:30时至 201592217:30时,,,,,,登录恩施州公共资源交易信息网报名。。。。。。。
    5.2报名网址:https://www.eszggzy.cn/(恩施州公共资源交易信息网)。。。。。。。投标人由投标企业登录,,,,,,注册并完善信息(网员注册跟CA锁办理都参考这个网址
https://www.eszggzy.cn/EnShiweb/InfoDetail/Default.aspx?InfoID=3da3f9de-1a20-4517-bb70-40ca68f759c0&CategoryNum=008),,,,,,然后进行网上报名。。。。。。。
    5.3 本项目各投标人投标保证金应当在投标文件递交截止时间前递交,,,,,,递交时间以到达恩施州公共资源交易中心保证金专用账户为准,,,,,,请各投标人注意投标保证金在途时间,未按要求提交投标保证金的视为报名无效。。。。。。。
    5.3.1投标人应提供人民币陆万元整的投标保证金。。。。。。。
    5.3.2投标保证金应由投标单位基本帐户直接汇入下列指定帐户,,,,,,投标保证金银行及账号:
    开户行地址:恩施市东风大道571号
    开户名称:恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心
    开户银行:中国建设银行恩施分行营业部
    帐 号:42001728608059009999-102455
    行 号:1055 4108 6088
    款项用途:恩施州建设服务中心暨人防指挥中心-州规划局规划信息平台办公楼装饰装修工程投标保证金
    5.4本项目购买招标文件费用通过电子交易平台提交,,,,,,且招标文件费用必须在报名期间支付,,,,,,否则视为报名无效。。。。。。。招标文件每套售价500元人民币,,,,,,售后不退。。。。。。。
6.投标文件的递交
    6.1递交投标文件截止时间为 201510151500 分,,,,,,地点为恩施州公共资源交易中心(恩施市施州大道58号中国邮政大楼四楼)。。。。。。。
    6.2 外省投标申请人送达投标文件的同时需提交湖北省住建厅办理的备案资料和本项目所在地建设行政主管部门办理的登记资料。。。。。。。
    6.3 投标申请人送达投标文件的同时提供本项目所在地或注册所在地检察机关出具对参与此项目的投标申请人法人、法人代表及其项目经理的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件。。。。。。。
    6.4 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,,,,,,招标人不予受理。。。。。。。
7.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在《恩施州公共资源交易信息网》(https://www.eszggzy.cn/enshiweb/)和《湖北省公共资源交易信息网》(https://www.hbggzy.cn/hubeizxwz/Default.htm)上发布。。。。。。。
8.联系方式
    招标人:恩施自治州城乡规划管理局
    地 址:恩施市施州大道155号金安大厦A座5-6楼
    联系人:黄 艳
    邮编:445000
    电话: 0718-8465431
    招标代理机构: 恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司
    地 址:恩施市施州大道 153 号滨江花园小区亲水华府 A座四楼3A05室
    联系人:谢青
    邮编:445000
    电话/传真:0718-8277616
【网站地图】【sitemap】