万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施市龙凤镇中心小学及龙马民族小学教师周转宿舍工程招标公告

编号:ESTXZB2012-001
  • 2012-01-05
  • 恩施州万利官网招标代理公司
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体
  1.招标条件
  本招标项目恩施市龙凤镇中心小学及龙马民族小学教师周转宿舍工程项目由恩施市发改局以恩市发改社[2011]127号文批准建设 ,,,,,,项目业主为恩施市龙凤镇中心小学、恩施市龙凤镇龙马民族小学 ,,,,,,建设资金为财政投资 ,,,,,,项目出资比例为100% ,,,,,,招标人为恩施市龙凤镇中心小学、恩施市龙凤镇龙马民族小学。。。。。 。。项目已具备招标条件 ,,,,,,现进行公开招标 ,,,,,,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)对本工程提出资格预审申请。。。。。 。。
  2.项目概况与招标范围
  2.1 招标项目概况
  2.1.1 建设地点:恩施市龙凤镇中心小学校园内、龙马民族小学校园内 ;;;;;;;;
  2.1.2 建设规模:恩施市龙凤镇中心小学框架五层 ,,,,,,建筑面积1050平方米 ,,,,,,恩施市龙凤镇龙马民族小学框架四层 ,,,,,,建筑面积840平方米 ;;;;;;;;
  2.1.3 计划投资:龙凤镇中心小学126万元 ,,,,,,龙马民族小学101万元 ,,,,,,总投资227万元 ;;;;;;;;
  2.1.4 工期:150日历天。。。。。 。。
  2.2 招标范围:设计图纸全部内容。。。。。 。。
  3.申请人资格要求
  3.1 本次资格预审要求申请人具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质 ,,,,,,具有类似工程业绩 ,,,,,,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。。。。。 。。
  3.2 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。。。。。 。。
  4.资格审查方法
  本次资格预审采用合格制。。。。。 。。
  5.资格预审文件的获取
  5.1 请申请人于2012年1月5日至2012年1月11日(法定公休日、法定节假日除外) ,,,,,,每日上午8:30时至12:00时 ,,,,,,下午14:30时至17:30时(北京时间 ,,,,,,下同) ,,,,,,持单位介绍信、经办人身份证在恩施市施州大道58号(州邮政大楼四楼)恩施州综合招投标(政府采购)中心市场信息部登记 ,,,,,,然后凭中心登记表、法人委托书原件、被委托人身份证、营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本、二级及以上建造师注册证件的复印件一套并加盖公章到恩施州综合招投标(政府采购)中心文件出售室购买资格预审文件。。。。。 。。
  5.2  资格预审文件每套售价300.00 元 ,,,,,,售后不退。。。。。 。。
  5.3  邮购资格预审文件的 ,,,,,,需另加手续费(含邮费)50.00元。。。。。 。。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后2日内寄送。。。。。 。。
  6.资格预审申请文件的递交
  6.1  递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间 ,,,,,,下同)为2012年1月12日上午10:00时前 ,,,,,,地点为恩施市施州大道 153 号滨江花园小区亲水华府 A座四楼3A05室。。。。。 。。
  6.2  外省、外地市的投标申请人送达资格预审申请书的同时需提交本项目所在地建设行政主管部门办理的备案资料。。。。。 。。
  6.3  逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件 ,,,,,,招标人不予受理。。。。。 。。
  7.发布公告的媒介
  本次资格预审公告同时在中国.恩施招标采购网、投资湖北网上发布。。。。。 。。
  8.联系方式
  招  标  人:恩施市龙凤镇中心小学、恩施市龙凤镇龙马民族小学
  地      址:恩施市龙凤镇
  邮      编: 445000
  联  系  人:黄先生
  电      话:0718-8410730
  招标代理机构:恩施州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司
  地       址:恩施市施州大道 153 号滨江花园小区亲水华府 A座四楼3A05室
  联   系  人: 谢 青
  邮    编: 445000
  电       话: 0718-8277616
【网站地图】【sitemap】